## Sprint 1 retrospective
### Start
- Beter onderzoek doen naar het probleem en de oplossing en er dieper op in gaan.
- Meer playtesting en testen van de website.
- Beter met het issue board werken.
- Kleinere commits maken en vaker pushen (ging best wel goed maar kan beter).

### Stop
- Haasten. We hebben erg veel gedaan waardoor we best ver zijn maar we hebben bepaalde stappen iets te slordig gedaan.
- Afgeleid raken door interessante ideeën.

### Continue
- goede communicatie
- goede sfeer
- goede samenwerking
- goede taakverdeling
- feedback aan elkaar vragen en elkaar om hulp vragen

### Reflectie
Ik vond de sprint redelijk probleemloos lopen. We hebben veel aan de opdracht kunnen werken en waren nooit gedemotiveerd (behalve als we voor uren met een probleem zaten te stoeien). Ook ging de samenwerking fantastisch, we hadden goede duidelijke communicatie, hebben elkaar veel aangevuld op plekken waar we vastliepen, hadden een goede taakverdeling en hadden het ook best wel leuk.